Hopp til hovedinnhold

## Navigasjonssti

1. Hjem
2. Hva er Prosjektveiviseren?
3. Konsept
4. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
5. →

# Hva er Prosjektveiviseren?

- Idé
- Konsept
- Planlegge
- Gjennomføre
- Avslutte
- Realisere

## Sidebar

## Konsept

- Planlegge arbeidet i konseptfasen
- Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
- Hvilke konsepter er relevante?
- Hvilke prinsipielle spørsmål reiser konseptene?
- Hva er de positive og negative virkningene?
- Hvilket konsept anbefales, og hvorfor?
- Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
- Ferdigstille styringsdokumentasjon
- Til hjelp i konseptarbeidet
- BP2 - Beslutte oppstart av planleggingsfasen

## Innhold

## Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Her skal dere beskrive hva som skal til for at prosjektet blir en suksess, og hvilke usikkerheter som er knyttet til dette.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 01. okt 2022

### Hvor sikre er vi på at prosjektet vil skape de endringene virksomheten ønsker?

Utredningen skal vise hvilke forutsetninger som vil bli viktige for at prosjektet skal lykkes. Dette kan blant annet være forhold knyttet til prosjektgjennomføringen, som for eksempel

- styring, organisering og ansvarsforhold
- informasjonsflyt
- løsninger

De fleste prosjekter vil ha noen sentrale forutsetninger for at mottakerne skal kunne ta i bruk prosjektets leveranser på en god måte, og dermed realisere gevinstene. Dette kan for eksempel være

- informasjon til dem som berøres av et nytt regelverk eller en ny offentlig tjeneste
- omorganiseringer/organisasjonsendringer eller endrede virksomhetsprosesser/arbeidsprosesser
- samordning av IKT-systemer eller kompetansetiltak

For mer veiledning om dette, se kapittel 2.1.2 i DFØs veileder til utredningsinstruksen og kapittel 3.8 i DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Oppsummer de forutsetningene og antakelsene dere har lagt til grunn for vurderingene av nytte- og kostnadsvirkninger. Synliggjør også de viktigste punktene fra analysen av prosjektets usikkerhet, og hvilke tiltak som er nødvendig for å håndtere disse usikkerhetene gjennom prosjektets gjennomføring.

En viktig suksessfaktor for et prosjekt er alltid å involvere prosjektets interessenter på en god måte. Oppsummer også hvilke interessenter prosjektet bør involvere, samt når og på hvilken måte.

### Til hjelp i konseptarbeidet

I disse vurderingene blir det også viktig å

- fange opp erfaringer fra tilsvarende prosjekter
- sjekke at alle endringsbehov er ivaretatt
- synliggjøre viktige IT-politiske føringer
- avklare behov for informasjonssikkerhet og personvern
- presisere prosjektets juridiske rammer

←
Forrige steg
Hvilket konsept anbefales, og hvorfor?
Neste steg
Ferdigstille styringsdokumentasjon
→

## Lenker

## Eksterne nettsider

- DFØs veileder i gevinstrealisering

Til toppen
↑