Hopp til hovedinnhold

## Navigasjonssti

1. Hjem
2. Hva er Prosjektveiviseren?
3. Avslutte
4. →

# Hva er Prosjektveiviseren?

- Idé
- Konsept
- Planlegge
- Gjennomføre
- Avslutte
- Realisere

## Sidebar

## Avslutte

- Gjennomgå faseplanen for avslutningsfasen
- Komplettere restanseliste og overlevere til linjen
- Støtte til innføring av prosjektets produkter i linjeorganisasjonen
- Formell avslutning av kontrakter
- Oppdatere og lukke prosjektregnskap
- Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjon
- Oppdatere gevinstrealiseringsplan
- Evaluere prosjektet og utarbeide sluttrapport
- BP5 - Beslutte avslutning av prosjektet

## Innhold

## Avslutte

Avslutningsfasen sikrer en strukturert og formell avslutning av prosjektet, og en god overlevering til linjen.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. Feb 2021

Ansvarlig: Prosjektleder

- Ledelsesprodukter inn: Godkjent avslutningsanbefaling, Gevinstrealiseringsplan, Styringsdokument, Erfaringslogg

## Se mer om:

- Interessenter i avslutningsfasen
- Gevinstrealisering i avslutningsfasen
- Usikkerhetsstyring i avslutningsfasen
- Informasjonssikkerhet og personvern i avslutningsfasen
- Virksomhetsarkitektur i avslutningsfasen
- Anskaffelser i avslutningsfasen

### Oppstart av fasen

Fasen innledes ved at prosjekteier har besluttet at avslutningsaktivitetene kan starte.

### Hvorfor er avslutningsfasen så viktig?

Fasen sikrer en god avslutning av prosjektet, der dere kan trekke lærdom av prosjektets utfall. En god avslutning kjennetegnes ved en ryddig og omforent avsjekk mellom prosjekt og linjeorganisasjon av at alt er levert som avtalt og i henhold til forventningene. Basert på at prosjektmålene har blitt nådd overføres produktansvaret/eierskapet til linjeorganisasjonen, det vil si ansvaret for drift, forvaltning og eventuell videre utvikling av produktene.

I avslutningsfasen skal en rekke aktiviteter gjennomføres og omfatter alt fra avslutning av kontrakter, arkivering av dokumenter, lukking av prosjektregnskap, strukturering av erfaringsdata, og oppdatering av gevinstrealiseringsplan, samt å re-allokere prosjektressurser.

Avslutningsfasen er et tidspunkt for refleksjon og læring, slik at man kan bruke erfaringene i fremtidige prosjekter.

### Forbered beslutningspunkt 5

Ferdigstill nødvendig styringsdokumentasjon.

Fasen avsluttes ved at prosjektstyret ved BP5 vedtar at prosjektet kan avsluttes.

## Tittel inn her

Ledelsesprodukter ut: Sluttrapport, Oppdatert gevinstrealiseringsplan

←
Forrige steg
BP4 - Beslutte overgang til avslutningsfasen
Neste steg
Gjennomgå faseplanen for avslutningsfasen
→

## Fant du det du lette etter?

Ja/Nei *
Ja
Nei
*
Hva lette du etter? *
Vær så presis som mulig, bruk stikkord på det du lette etter
skjult
Til toppen
↑