Hopp til hovedinnhold

## Navigasjonssti

1. Hjem
2. Hva er Prosjektveiviseren?
3. Avslutte
4. Oppdatere gevinstrealiseringsplan
5. →

# Hva er Prosjektveiviseren?

- Idé
- Konsept
- Planlegge
- Gjennomføre
- Avslutte
- Realisere

## Sidebar

## Avslutte

- Gjennomgå faseplanen for avslutningsfasen
- Komplettere restanseliste og overlevere til linjen
- Støtte til innføring av prosjektets produkter i linjeorganisasjonen
- Formell avslutning av kontrakter
- Oppdatere og lukke prosjektregnskap
- Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjon
- Oppdatere gevinstrealiseringsplan
- Evaluere prosjektet og utarbeide sluttrapport
- BP5 - Beslutte avslutning av prosjektet

## Innhold

## Oppdatere gevinstrealiseringsplan

I denne aktiviteten skal dere verifisere at forventede gevinster fortsatt er riktige og realistiske. Eventuelt oppdatere gevinstrealiseringsplanen.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 16. okt 2019

Gevinstrealiseringsplanen skal gi linjeorganisasjonen et best mulig utgangspunkt for sin videre oppfølging av at prosjektets gevinster blir realisert. Før den overleveres til linjeorganisasjonen ved BP5 må den derfor oppdateres i henhold til status på gevinstarbeidet. Dette bør gjøres i samarbeid med linjeorganisasjonen som skal overta dette ansvaret.

Oppgaver:

1. Vurdere om det er endringer i prosjektets status eller forutsetninger som får konsekvenser for gevinstrealiseringsplanen
2. Oppdatere gevinstrealiseringsplan i henhold til disse vurderingene

←
Forrige steg
Avslutte og arkivere prosjektdokumentasjon
Neste steg
Evaluere prosjektet og utarbeide sluttrapport
→
Til toppen
↑