Hopp til hovedinnhold

## Navigasjonssti

1. Hjem
2. Hva er Prosjektveiviseren?
3. Konsept
4. Til hjelp i konseptarbeidet
5. Ivareta prosjektets juridiske rammer
6. →

# Hva er Prosjektveiviseren?

- Idé
- Konsept
- Planlegge
- Gjennomføre
- Avslutte
- Realisere

## Sidebar

## Konsept

- Planlegge arbeidet i konseptfasen
- Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
- Hvilke konsepter er relevante?
- Hvilke prinsipielle spørsmål reiser konseptene?
- Hva er de positive og negative virkningene?
- Hvilket konsept anbefales, og hvorfor?
- Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?
- Ferdigstille styringsdokumentasjon
- Til hjelp i konseptarbeidet
  - Fange opp alle endringsbehov
  - Fange opp erfaringer
  - Avklare IT-politiske føringer
  - Ivareta prosjektets juridiske rammer
- BP2 - Beslutte oppstart av planleggingsfasen

## Innhold

## Ivareta prosjektets juridiske rammer

Gjennom denne aktiviteten skal dere sikre at vurderingene i konseptfasen ivaretar juridiske rammer på en tilfredsstillende måte.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 15. okt 2019

De fleste digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor vil på en eller annen måte påvirkes av ulike rettslige reguleringer eller hensyn i form av relaterte lover og forskrifter. Typiske eksempler på dette er:

- Generelle juridiske rammer, som for eksempel personopplysningsloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, arkivloven, arbeidsmiljøloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, etc.
- Spesifikke føringer for prosjektet, som for eksempel regelverket for offentlige anskaffelser og diverse rettslige reguleringer gjennom særlover og forskrifter

I noen tilfeller vil prosjektet kunne gjennomføres med dette som rammebetingelse for prosjektets gjennomføring og leveranser. I andre situasjoner må prosjektet sørge for at det gjøres endringer i de gjeldende lover og forskrifter og tilhørende regelverk.

- Klarlegg relevante rettslige rammer for prosjektet. Hvilke lover og forskrifter gjelder for det saksområdet prosjektet tilhører, og hvilke utfordringer kan dette innebære?
- I hvilken grad er det behov for å gjøre endringer i lover og forskrifter for at prosjektet skal kunne levere en akseptabel løsning?

I konseptfasen må dere vurdere i hvilken grad og på hvilken måte slike juridiske rammer vil påvirke konseptvalget.

←
Forrige steg
Avklare IT-politiske føringer
Neste steg
BP2 - Beslutte oppstart av planleggingsfasen
→
Til toppen
↑